\documentclass[12pt,a4paper,titlepage,openany]{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage[top=1.5cm, bottom=4cm]{geometry}
\usepackage{fancyhdr, graphicx, array, hyperref}
\usepackage{glossaries}
%\usepackage[onehalfspacing]{setspace}
%\usepackage{pdfpages}

\pagestyle{fancy}

\title{\textsc{\textbf{Plan projet\\Interpréteur du langage LIR}}}
\date{}
\author{Nicolas \textsc{Caminade} \and Sylvan \textsc{Courtiol} \and
    Pierre \textsc{Debas} \and Heïa \textsc{Dexter} \and Lucàs
    \textsc{Vabre} }
\begin{document}
    \lhead{\leftmark}
    \rhead{
        \includegraphics[width=2cm]{img/logoiut}
    }

    \cfoot{\thepage}
    \headheight = 2cm
    \headsep = 0.5cm

    \begin{titlepage}
        \fontfamily{pag}\selectfont

        \begin{center}\normalsize
            \MakeUppercase{IUT de Rodez \hfill Département informatique
                \hfill INFO1 2020-2021}
        \end{center}
        \vspace*{0.1cm}
        \hrule
        \vspace*{0.2cm}
        \begin{flushright}
            \includegraphics[width=4cm]{img/logoiut}
        \end{flushright}
        \vspace*{2cm}
        \begin{flushright}\Huge
            \textsc{\textbf{Plan projet\\Interpréteur du langage LIR}}
        \end{flushright}
        \hrule
        \begin{flushleft}
            \MakeUppercase{Projet proposé par Frédérique Barrios}
        \end{flushleft}
        \vspace*{2cm}
        \begin{center}\Large
            Nicolas \textsc{Caminade}, Sylvan \textsc{Courtiol},\\
            Pierre \textsc{Debas}, Heïa \textsc{Dexter}, \\
            Lucàs \textsc{Vabre}
        \end{center}
        \vfill
        \begin{center}\normalsize
            \MakeUppercase{Projet tuteuré --- Semestre 2}
        \end{center}
    \end{titlepage}

    \renewcommand\rmdefault{pag}
    \fontfamily{pag}\selectfont
    \renewcommand{\sfdefault}{pag}

    % Sommaire
    \renewcommand{\contentsname}{Sommaire}
    \tableofcontents

    \part{Plan projet}

    \chapter*{Introduction}
    \addcontentsline{toc}{chapter}{Introduction}
    \Large
    Dans le cadre des projets tuteuré du semestre 2 de première année de
    DUT informatique de l’année 2020-2021, le sujet de l’Interpréteur LIR
    a été proposé par F. Barrios, un des enseignants de l’IUT de Rodez.
    \\Ce document a pour but de rassembler les informations fondamentales
    relatives à la gestion du projet. Ce plan projet est un document de
    référence du projet qui sera complété tout au long de son avancement.

    \normalsize
    \chapter{Présentation du projet}
    \section{Définition générale du besoin : l'Interpréteur LIR}
    L’Interpréteur LIR est un interpréteur d’un langage de programmation
    simple, il sera nommé LIR pour Langage IUT de Rodez.
    Un interpréteur est un automate enchaînant les tâches suivantes :
    analyse lexico-syntaxique d’une ligne de commande puis interprétation.
    \\Une ligne entrée par un utilisateur sera donc : soit une commande à
    exécuter immédiatement, soit une ligne de programme à mémoriser pour
    une exécution ultérieure. Une ligne de programme se distinguera d'une
    ligne de commande par le fait qu'elle sera toujours précédée d'un
    "numéro d'ordre" appelé aussi "étiquette".

    \section{Cahier des charges}
    Le document en annexe fourni par la maîtrise d’ouvrage (MOA) définit
    l’interpréteur attendu avec les éléments du Langage IUT de Rodez, la
    syntaxe des instructions de programmation et des commandes générales
    attendues dans le logiciel final. Le document précise également le
    comportement attendu de l’interpréteur lors de son utilisation suivi
    d’un exemple d’une session sous cet interpréteur LIR.

    \section{Définitions et acronymes}
        \paragraph{Analyse syntaxique :}
        La vérification de la conformité aux contraintes syntaxiques
        définies par une grammaire.

        \paragraph{Analyse lexicale :}
        L’identification des éléments du vocabulaire d’un langage dans
        une description textuelle (scanning) et la recherche des unités
        lexicales (lexèmes).

        \paragraph{Grammaire :}
        Contraintes syntaxiques définissant les constructions correctes
        (autorisées) d’un langage.

        \paragraph{Interpréteur :}
        Programme capable d’analyser les instructions d’un langage
        (évolué) et de les exécuter directement.

        \paragraph{Langage :}
        Outil de description et d’expression.

        \paragraph{Langage IUT de Rodez (LIR)}

        \paragraph{Sémantique :}
        Étude du sens des unités linguistiques et de leurs combinaisons.
        \\Aspect de la logique qui traite de l'interprétation et de la
        signification des systèmes formels, par opposition à la syntaxe, entendue
        comme l'étude des relations formelles entre formules de tels systèmes
        (d’après le dictionnaire Larousse).

        \paragraph{Syntaxe :}
        Partie de la grammaire qui décrit les règles par lesquelles les unités
        linguistiques se combinent en phrases. En logique, étude des relations
        formelles entre expressions d'un langage (d’après le dictionnaire
        Larousse).
        \\Aussi, la syntaxe est spécifiée par des grammaires et des notations
        formelles.

        \paragraph{Vocabulaire :}
        Symboles de base utilisés dans un langage.

    \section{Charte de projet}
    \subsection{Objectifs du projet}
    Réaliser un interpréteur capable d'exécuter un script ou une série
    d'instructions dans le langage LIR avec les outils et connaissances
    et mis à disposition par l’IUT de Rodez.

    \subsection{Périmètre du projet}
    Ce projet est doit être mené jusqu'à obtention d’un interpréteur
    capable d’exécuter toutes les commandes précisées dans le cahier des
    charges fourni.

    \subsection{Demandes hors périmètre}
    Il n’y a pas de demandes hors périmètre.

    \subsection{Principaux livrables identifiés}
    \paragraph{Livrables :} plan projet, dossier de projet, CD (de
    préférence un dossier compressé plutôt qu’un CD) contenant les codes
    exécutables les fichiers de données, les codes sources et la version
    numérique du dossier et le manuel utilisateur.

    \paragraph{Définition du cadre}
    \subparagraph{Coût :} À définir par le chef de projet (P. Debas).
    \subparagraph{Délais :} Deux dates butoirs identifiées.
        \begin{itemize}
            \item Remise du projet le vendredi 28 mai 2021.
            \item Soutenance du projet la semaine du 7 juin 2021.
        \end{itemize}

    \subparagraph{Qualité :}
    Projet codé en Java dans les respects des conventions et bonnes
    pratiques.

    \subsection{Les acteurs du projet}

    \begin{center}
        \begin{tabular}{rl}
            L'équipe MOE :        & N. CAMINADE, S. COURTIOL, \\
                                  & P. DEBAS, H. DEXTER,      \\
                                  & L. VABRE                  \\
            La MOA :              & F. Barrios                \\
            Le contrôle qualité : & F. Barrios et J. Accot    \\
        \end{tabular}
    \end{center}

    \subsection{Autres moyens et ressources}
    Pas de moyens ou ressources supplémentaires.

    \subsection{Conditions d’acceptation}
    Pas d’exigence ou de contraintes supplémentaires.

    \subsection{Principaux risques identifiés et politique de gestion des risques}
    Si possible tous les membres du groupe auront les mêmes droits sur
    les fichiers communs. En conséquence chaque membre du groupe ne doit
    pas donner des droits sur ces fichiers à une personne extérieure au
    projet (autre que MOA). Cf. Gestion de la configuration (produit par
    S. Courtiol).
    \\Des sauvegardes du dépôt GitHub (contenant toutes les données du
    projets) seront effectuées régulièrement (fréquence à définir) par le
    gestionnaire de configuration. Toutes données qui ne sont pas dans le
    dépôt sont à la responsabilité de chacun. Cf. Gestion de la
    configuration (produit par S. Courtiol).

    \section{Étude générale du besoin}
    \paragraph{Diagramme de cas d'utilisation général de l'Interpréteur LIR}
    comprenant un acteur (le programmeur) et deux cas d'utilisation
    identifiés comme suit :
    \\

    \includegraphics[width=\linewidth]{img/DiagrammeCasUtilisation.png}

    \subsection{Les acteurs}
    \paragraph{Programmeur :} % TODO à détailler
    Personne utilisant l'interpréteur.

    \subsection{Résumés de cas d'utilisation}
    \subsubsection{\Large --- Exécuter une commande}

    \input{./fichiers/etudeGeneraleBesoin/resumeCasUtilisation/resumeExecuterUneCommande.tex}

    \subsubsection{\Large --- Éditer une ligne de code}

    \input{./fichiers/etudeGeneraleBesoin/resumeCasUtilisation/resumeEditerUnProgramme.tex}

    \subsection{Récits d'utilisation (user stories)}
    Les récits d'utilisation %TODO déf
    \\Des récits d'utilisation ont été rédigés pour chaque commande et instruction.


    \chapter{Organisation du projet}
    \section{Présentation du cycle de vie itératif} % TODO relecture
    Pour développer l’Interpréteur LIR, le modèle de cycle de vie itératif a été
    choisi. Ce modèle de développement de logiciel consiste en une succession de
    cycles de spécification, de conception, de réalisation et de tests, le but
    est d’enrichir et de « remodeler » des prototypes du logiciel successifs. Par
    conséquent, une version du logiciel sera un « dernier prototype ».
    \\La gestion du risque va entraîner la mise en place d’un noyau architectural
    avec des fonctions indispensables du logiciel dès les deux premières
    itérations. Les itérations suivantes apporteront des corrections et de
    nouvelles fonctions au logiciel.
    \\Les versions successives des prototypes permettent de matérialiser
    l’avancement et d’éviter « l’effet tunnel » sur le projet. Ces prototypes
    (versions 0.x) entretiennent la motivation des différents acteurs du projet :
    l’équipe MOE, la MOA.
    \\Le principe fondamental à chaque début d’itération est de ne spécifier en
    détail que les fonctionnalités nécessaires pour cette itération. Ainsi la
    prise en compte d’évolutions du besoin reste possible jusqu'à la dernière
    itération. De même le « refactoring » de la conception (largement facilité
    par les outils) a lieu à chaque étape pour intégrer des évolutions et des
    ajouts. Le but étant bien sûr de fabriquer le logiciel adapté au besoin en
    laissant la possibilité de « mûrir » au cours du temps.
    \\Ce type de cycle implique une taille homogène de l’équipe et une
    polyvalence des équipiers.

    \section{Répartition des rôles}
    Rôles des membres de l’équipe impliqués dans le projet jusqu'au mois de mai
    2021 :
    \begin{center}
        \begin{tabular}{rl}
            Chef de projet MOE            & Pierre Debas      \\
            Secrétaire de projet          & Heïa Dexter       \\
            Gestionnaire de configuration & Sylvan Courtiol   \\
            Développeur                   & Nicolas Caminade  \\
            Développeur                   & Lucàs Vabre       \\
        \end{tabular}
    \end{center}

    \section{Plan communication}
    \subsection{Localisation géographique des intervenants}
    L'équipe MOE, la MOA et les contrôleurs qualités sont basés sur Rodez (12).
    \\La MOA, les contrôleurs qualités, H. Dexter sont basés sur Rodez (12), S.
    Courtiol sur Luc-La-Primaube à côté de Rodez (12), P. Debas est basé à la
    fois sur Rodez et à Albi (81), L. Vabre sur Gages (12) et N. Caminade sur
    Rodez et Moncaut (47).

    \subsection{Moyens de communication utilisés}
    Les communications formelles sont effectuées via les mails de l’IUT
    (généralement par le chef de projet) avec les autres membres du projet en CC.
    \\Serveur Discord spécifique au projet pour communication écrite ou vocale de
    la MOE.
    \\Cf. le document Configuration interpréteur du langage LIR produit par le
    gestionnaire de configuration (S. Courtiol).

    \subsection{Réunions projets MOE}
    Les réunions projet MOE seront hebdomadaires voire bi-hebdomadaires et dans
    le contexte de la crise sanitaire elles se dérouleront en distanciel via
    Discord (vocal, visio-conférence). Seront prévue des réunions courtes de 20
    minutes et des réunions longues de 1h30.
    \\Ces réunions auront pour objectif de faire le point sur l’avancement du
    projet, le respect des objectifs fixé sur la période et de fixer les
    prochains objectifs à remplir d’ici la prochaine réunions. Aussi ces réunions
    seront l’occasion de faire part de difficultés éventuelles rencontrées par
    les membres de l’équipe au cours de la semaine et de communiquer les
    informations sur les prochaines rencontres avec la MOA.
    \\Les comptes-rendus seront rédigés par la secrétaire de projet (H. Dexter)
    et diffusés sur le serveur Discord de l’équipe sous format texte.

    \subsection{Comités de Pilotage}
    Les comités de pilotage rassembleront la MOA et toute l’équipe de MOE. Les
    COPIL seront dirigé par le chef de projet éventuellement assisté par le
    secrétaire.
    \\La fréquence des COPIL est au mieux hebdomadaire et d’une durée d’une
    demi-heure à trois quarts d’heure selon l’avancement du projet.
    Les comptes-rendus des COPIL seront rédigés par l’actuelle secrétaire de
    projet (H. Dexter) et diffusés le lendemain à la MOE du projet.


    \section{Assurance qualité}
    \subsection{Normes et standards de travail à observer (formalisme de modélisation, méthodes de contrôle, méthodes de développement, cycle de vie, conventions de code…)}
    Pour mener à bien ce projet l'équipe MOE travaille
    en utilisant le langage UML comme formalisme de modélisation, la méthode de
    développement dirigé par les tests i.e. la méthode TDD (Test Driven
    Development) en respectant les Java Code Convention pour un modèle de cycle
    de vie itératif.

    \subsection{Manuel qualité et démarche qualité à observer (suivant la politique qualité de l’organisation), suivi et contrôle qualité (organisation, fréquence, participants).}
    % TODO: À commencer


    \section{Ressources matérielles et logicielles}
    % principaux matériels, réseaux, systèmes d’exploitation, sites intranet-internet (wiki, gestionnaire d’incident, référentiel…) et outils de génie logiciel utilisés.

    % TODO: ajouter le doc de Sylvan

    \chapter{Pilotage du projet}
    \section{Cycle de vie itératif}
    Pour développer l’Interpréteur LIR, le modèle de cycle de vie itératif a été
    choisi. Ce modèle de développement de logiciel, rappelons-le, consiste en une
    succession de cycles de spécification, de conception, de réalisation et de
    tests, le but est d’enrichir et de « remodeler » des prototypes du logiciel
    successifs. Par conséquent, une version du logiciel sera un « dernier
    prototype ».
    \\Si le choix de modèle de cycle de vie s'est porté sur le modèle itératif,
    c'est parce qu'il s'agit d'un modèle "réaliste" et possible à mettre en place
    dans le cadre des projets tuteurés :

    \begin{itemize}
        \item Une limitation de "l'effet tunnel" pour une meilleure dynamique et motivation des équipes (MOA et MOE).
        \item Une meilleure acceptation des changements grâce aux prototypes.
        \item Une meilleure gestion des risques.
        \item Est adapté pour une équipe de cinq personnes polyvalentes.
        \item Le principe d'itérations où seules les fonctionnalités nécessaires sont spécifiées en détail en début d'itération ce qui permet une évolution du besoin.
    \end{itemize}

    \section{Estimation initiale}
        En se focalisant sur un développement de type Organic d'une taille attendue
        de 2000 lignes de code (2KLOC), le projet nécessite de base un effort de 4,97
        mois.homme répartis sur une durée de 4.60 mois. Cette estimation se base sur
        une équipe d'un seul développeur.

        \'{E}tant donné que notre équipe se constitue de 5 personnes, il nous suffit
        d'adapter cette estimation en divisant l'effort par le nombre de membres. Nous
        obtenons ainsi un effort de 0, 99 mois de 20 jours. Notre contexte de travail
        étant toutefois différent de celui d'une entreprise (pas d'horaires fixes,
        travail les jours fériés,...), il nous a paru plus judicieux de convertir
        notre estimation vers un format plus réaliste.

        En considérant une durée de deux heures par journée de travail par personne,
        nous arrivons à un total de 10 heures quotidiennes, soit un total de
        200 heures hebdomadaires. Nous conservons la durée de 20 jours par mois pour
        pallier les indisponibilités de chacun. La durée totale du projet est donc
        estimée à 0,99 mois ou 200 heures de travail total, soit 40 heures.homme.

    \section{Planification prévisionnelle initiale}
        Le développement de l'interpréteur LIR suivant un cycle de vie itératif,
        nous agréé avec la MOA de trois itérations, avec à l'issue de chacune la
        livraison d'un prototype fonctionnel ou, dans le cas de la dernière itération,
        du programme complet.

        Pour la première itération, nous avons convenu de livrer un prototype
        incluant les mécanismes de base du fonctionnement des commandes et instructions.
        Cette première mouture de l'interpréteur Doit être en mesure d'analyser son
        entrée standard, d'affecter des variables de type chaîne à son contexte
        d'exécution et de reconnaître les expressions sur les chaînes de caractères.
        Le contexte pourra être réinitialisé.
        Enfin, ce prototype devra afficher les variables déclarées, afficher le
        résultat d'une expression de type chaîne, et être en mesure
        mettre fin à la session.

        Lors de la seconde itération, notre prototype devra, en plus des fonctionnalités
        sus-mentionnées, incorporer l'affectation de variables de type entier
        et l'arithmétique entière sur les expressions. L'interpréteur, à ce stade du
        développement, devra être en mesure de reconnaître des étiquettes de ligne de
        code et garder en mémoire centrale un programme pour pouvoir ensuite l'afficher ou
        l'exécuter. Il doit également être en mesure de supprimer des lignes de code dans
        le programme global. Il sera également possible à l'utilisateur de saisir puis
        d'affecter la valeur d'une variable via l'entrée standard ou d'effectuer des sauts
        non-conditionnels dans un programme.

        Enfin, le programme final de la troisième itération pourra lire et écrire des
        programmes vers et depuis des fichiers. Il sera possible au programmeur d'effectuer
        des sauts conditionnels. Seront livrés avec ce prototype final ce plan de projet
        complété, ainsi que le manuel d'utilisateur de l'interpréteur LIR. Le prototype
        final devra pouvoir être lancé à partir d'un fichier exécutable.

    \section{Durée et ordonnancement des principales tâches et itérations}
    \section{Identification des premiers jalons}
        Chacun des prototypes de l'interpréteur LIR devant être livré à l'issue de chaque
        itération, nous pouvons donc en déduire les premiers jalons ci-dessous. La date de
        soutenance du projet, quand à elle, nous sera précisée à une date ultérieure à
        la rédaction de ce plan. Nous ne pouvons donc en donner qu'une estimation.

        \begin{itemize}
            \item Livraison du premier prototype : lundi 10 mai
            \item Livraison du deuxième prototype : mercredi 19 mai
            \item Livraison du prototype final : Vendredi 28 mai
            \item Soutenance du projet : entre le 9 et je 11 juin
        \end{itemize}

    \section{Calendrier prévisionnel}
        \`{A} partir des dates citées plus haut, nous pouvons donc en déduire le
        calendrier prévisionnel suivant. Les comités de pilotage ont été convenus avec
        la maîtrise d'ouvrage afin de conserver un suivi le plus régulier possible sur
        l'avancement du développement.
        \begin{itemize}
            \item Première itération : du 3 au 10 mai
            \item Deuxième itération : du 11 au 19 mai
            \item Commité de pilotage : mardi 18 mai
            \item Troisième itération : du 20 au 28 mai
            \item Commité de pilotage : mercredi 26 mai
            \item Remise du dossier technique : mardi 8 juin
        \end{itemize}

    \section{Organisation des réunions projets et comités de pilotage}
        Comme mentionné, les comités de pilotage se tiennent entre deux livraisons
        afin de faire le point sur l'avancement de l'itération. Compte tenu des restrictions
        sanitaires imposées au cours de la crise due à la Covid-19, nous sommes contraints
        de

        Les réunions de projet, quand à elles, se tiennent à chaque fois qu'un ensemble de
        tâches est complété pour mettre en commun le travail effectué et faire le point sur
        les difficultés techniques rencontrées et la répartition des ressources sur les
        tâches restantes (nous privilégions en effet le travail en binôme et faisons en
        sorte que chaque membre de l'équipe ait l'occasion de travailler au moins une fois
        avec tous les autres).

    \section{Suivi du projet par période}
    Pour chaque période :
    \subsection{Suivi d’avancement et mesure des écarts par rapport au prévisionnel revu lors de la période précédente}

    \subsection{Synthèse par "tableau de bord"}

    \subsection{Résultats des tests et recette de prototype de la période}

    \subsection{Résultats des revues/suivis/contrôles qualité de la période}

    \subsection{Identification des principaux écarts et problèmes constatés, solutions possibles}

    \subsection{Propositions de modification de la planification prévisionnelle pour tenir compte des corrections à apporter}

    \subsection{Comptes-rendus des réunions projets de la période}

    \subsection{Compte-rendu du comité de pilotage de la période}

    \subsection{Planification prévisionnelle révisée pour les périodes suivantes (en fonction des décisions prises)}


    % TODO: Glossaire


    \part{Annexes}

    \appendix
    %\includepdf[pages=-]{fichiers/BarriosInterpreteurLIR2021}
    \chapter{Sujet Interpréteur LIR}

    \input{./fichiers/gestionConfiguration.tex}
    \input{./fichiers/etudeGeneraleBesoin/userStory/compilationRecitsUtilisation.tex}

\end{document}